Nom du projet NeCTAr Le groupe du projet HESS Responsable scientifique du projet Pascal Vincent

fiche de route et suivi des taches

• Les milestones ("jalons") avec les deadlines Lecture de la carte via Ethernet avril 2010 Affichage des graphiques 2D pour les électroniciens avril 2010 Soft Java exécutable depuis un navigateur Web avril 2010 Soft Java entièrement exécutable et compilable depuis n’importe quelle architecture avril 2010

• Liste de vos taches à faire (avancement) Apprentissage et développement du GUI Java en cours Documentation & formation en cours Code multiplatforme à faire Installation d’un second serveur multiboot à faire Soft Java exécutable depuis un navigateur Web à valider

• Liste de vos taches faîtes

Lecture de la carte via Ethernet Enquête sur les environnement de développement Java Appropriation des outils de compilation des projets Java Test des processus d’exécution des archives Java Installation d’un premier serveur multiboot Affichage des graphiques 2D pour les électroniciens

• Difficultés éventuelles rencontrées

Temps perdu à trouver un PC de développement Absence de cahier des charges et d’argumentation technique Défaut de complicité entre l’informatique et l’électronique : vision linéaire du projet Manque de motivation dans l’apprentissage d’un nouvel environnement de développement Toujours pas intégré au sein de l’équipe Hess (aucune vision d’ensemble)

• Les formations

vaccins hépatite A et typhoïde fait le 7/4/9

• Vos prochaines réunions/missions du projet Le mardi à 10H30 toutes les semaines.